SE I - Praktikum

Grobplanung

Prozeßname System-Anforderungen-bearbeiten R System-Anforderungen-verifizieren System-Testfälle bearbeiten System-Entwurf-bearbeiten R System-Entwurf-verifizieren Komponenten-Testfälle-bearbeiten Quellkode-bearbeiten R Komponenten-Kode-verifizieren Ausführbare-Komponenten-bearbeiten System-Integration Systemtest

April Mai Juni Juli

R = Rework

Start 12.04.99

Review 5.5.99

Review 7.6.99

Review 30.6.99

Ende 14.7.99