SE I - Praktikum SS‘99 12. Mai 1999 2

SE I - Praktikum SS‘99

Grobplanung

Start Ende Prozeßname Dauer(Wochen) 06.04.99 09.04.99 Einarbeitung 1 12.04.99 28.04.99 System-Anforderungen-bearbeiten 2,5 05.05.99 System-Anforderungen-verifizieren 1 10.05.99 Rework System-Anforderungen 0,5 17.05.99 System-Testfälle -bearbeiten 1 04.06.99 System-Entwurf-bearbeiten 2 07.06.99 10.06.99 System-Entwurf-verifizieren 1 16.06.99 Rework System-Entwurf 0,5 23.06.99 Komponenten-Testfälle-bearbeiten 0,5 23.06.99 Quellkode-bearbeiten 1 30.06.99 Komponenten-Kode-verifizieren 1 05.07.99 Rework Komponenten-Kode 0,5 12.07.99 Ausführbare-Komponente-bearbeiten 1 17.07.99 System-Integration und Systemtest 1 17.07.99 Abschlußbesprechung/Prüfung